# Multi-Agent 並行執行策略建議

**建立日期：** 2025-01-30
**適用於：** Epic 1 - Webflow to Payload CMS + Astro Migration
**目標：** 最大化開發效率，縮短總時間線

---

## 📊 執行摘要

基於優先級重新評估，以下 Stories **可以並行執行**，使用多個 Agents 同時工作：

| Wave | 並行 Stories | 可節省時間 | Agent 數量 |
|------|-------------|-----------|-----------|
| **Wave 1** | 1.5, 1.9, 1.10 | 16-22 小時 | 3-4 Agents |
| **Wave 2** | 1.6, 1.7, 1.8 | 12-16 小時 | 3 Agents |
| **Wave 3** | 1.3, 1.11, 1.12 | 8-12 小時 | 3 Agents |
| **Wave 4** | 1.14, 1.15, 1.17 | 8-12 小時 | 3-4 Agents |

**總效益：** 縮短總時間線 **44-62 小時**（約 40-50%）

---

## 🎯 並行執行框架

### Agent 類型定義

1. **Frontend Agent** - Astro 組件和頁面開發
2. **Content Agent** - 內容遷移和數據處理
3. **System Agent** - 認證、後端系統
4. **Quality Agent** - 測試、性能優化、SEO

### 並行執行原則

1. ✅ **無依賴 Stories 可完全並行**
2. ✅ **共享依賴完成後立即並行**
3. ⚠️ **有依賴的 Stories 需要協調**
4. ✅ **定期 sync（每日/每完成 milestone）**

---

## 🚀 Wave 1: 最大並行機會（推薦）

### 並行組合：1.5 + 1.9 + 1.10

**觸發條件：** Story 1.4 (Header/Footer) 完成後

**並行圖：**
```
Story 1.4 完成
    ↓
    ├─→ Agent 1: Story 1.5 Homepage (6-8 hr)
    ├─→ Agent 2: Story 1.9 Blog System (12-16 hr)
    └─→ Agent 3: Story 1.10 Portfolio (6-8 hr)
         (可選 Agent 4: 支援/Code Review)
```

**總時間（順序）：** 24-34 小時
**總時間（並行）：** **12-16 小時**（最長的 Story）
**節省時間：** **12-18 小時**（50%）

---

### Agent 1: Story 1.5 - Homepage Implementation

**Agent 類型：** Frontend Agent
**時間估算：** 6-8 小時
**依賴：** Story 1.4 完成

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.5.1: Create Homepage in Payload CMS（1 小時）
2. ✅ Task 1.5.2: Create index.astro Route（2 小時）
3. ✅ Task 1.5.3: Implement Hero Section（1.5 小時）
4. ✅ Task 1.5.4: Implement Service Features Grid（1.5 小時）
5. ✅ Task 1.5.5: Implement Portfolio Preview Section（1 小時）
6. ✅ Task 1.5.6: Implement CTA Section（1 小時）
7. ✅ Task 1.5.7: Performance Optimization and Testing（1 小時）

**交付成果：**
- [ ] Homepage 完整實作
- [ ] 視覺保真度 ≥ 95%
- [ ] Lighthouse Performance ≥ 90

**所需技能：**
- Astro 組件開發
- Tailwind CSS
- Payload API 整合
- 響應式設計

---

### Agent 2: Story 1.9 - Blog System Implementation

**Agent 類型：** Frontend Agent + Content Agent
**時間估算：** 12-16 小時
**依賴：** Story 1.2 Phase 1-2 完成

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.9.1: Design Blog Architecture（2 小時）
2. ✅ Task 1.9.2: Implement Blog Listing Page（2.5 小時）
3. ✅ Task 1.9.3: Implement Article Detail Page（3 小時）
4. ✅ Task 1.9.4: Implement Category Page（2 小時）
5. ✅ Task 1.9.5: Extend Posts Collection（1.5 小時）
6. ✅ Task 1.9.6: Implement Search/Filter Functionality（2 小時，可選）
7. ✅ Task 1.9.7: Performance Optimization and Testing（2 小時）

**交付成果：**
- [ ] Blog 系統完整實作
- [ ] 文章列表、詳情、分類頁面
- [ ] 分類篩選功能
- [ ] 視覺保真度 ≥ 95%

**所需技能：**
- Astro 動態路由
- Payload API 查詢
- 分頁實作
- Rich text 渲染（Lexical）

**與 Agent 1/3 協調：**
- ✅ 使用相同的 Header/Footer（Story 1.4）
- ✅ 使用相同的 MainLayout
- ⚠️ 可能需要共享 CSS classes

---

### Agent 3: Story 1.10 - Portfolio Implementation

**Agent 類型：** Frontend Agent
**時間估算：** 6-8 小時
**依賴：** Story 1.2 Task 1.2.1 完成

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.10.1: Design Portfolio Architecture（1 小時）
2. ✅ Task 1.10.2: Implement Portfolio Listing Page（2 小時）
3. ✅ Task 1.10.3: Implement Portfolio Detail Page（2 小時）
4. ✅ Task 1.10.4: Implement Portfolio Filter（1 小時，可選）
5. ✅ Task 1.10.5: Performance and Visual Testing（1 小時）

**交付成果：**
- [ ] Portfolio 列表和詳情頁面
- [ ] Grid 佈局響應式
- [ ] 圖片優化（WebP, lazy loading）
- [ ] 視覺保真度 ≥ 95%

**所需技能：**
- Astro 組件開發
- Grid/Flexbox 佈局
- 圖片優化
- Payload API 查詢

**與 Agent 1/2 協調：**
- ✅ 使用相同的 Header/Footer（Story 1.4）
- ✅ 使用相同的 MainLayout
- ✅ 可能共享 Portfolio 預覽組件（與 Agent 1 協調）
- ⚠️ Agent 1 的首頁可能需要顯示 Portfolio preview

---

### (可選) Agent 4: Code Review and Support

**Agent 類型：** Code Review Agent（superpowers:code-reviewer）
**時間估算：** 全程支援

**職責：**
- 🔍 審查 Agent 1/2/3 的代碼
- 🐛 發現潛在 bugs 和問題
- 📝 確保代碼一致性
- 🎨 確保視覺一致性

**執行頻率：**
- 每 2-3 小時審查一次
- 每次 Agent 完成任務時審查
- 最終整體審查

---

### Wave 1 協調機制

**每日 Sync（建議時間：30 分鐘）：**
1. ✅ 各 Agent 報告進度（完成哪些 tasks）
2. ✅ 討論遇到的阻礙
3. ✅ 協調共享組件和樣式
4. ✅ 代碼審查（Agent 4）

**通訊渠道：**
- 📝 共享文檔：進度追蹤
- 💬 即時通訊：快速問題討論
- 🔄 定期會議：詳細協調

**代碼合併策略：**
```bash
# 每個 Agent 使用獨立 branch
git checkout -b story-1.5-homepage    # Agent 1
git checkout -b story-1.9-blog        # Agent 2
git checkout -b story-1.10-portfolio  # Agent 3

# 完成後合併到 main 或 feature branch
git checkout main
git merge story-1.5-homepage
git merge story-1.9-blog
git merge story-1.10-portfolio
```

**潛在衝突解決：**
- ⚠️ 共享檔案衝突（Layout.astro, Header.astro）
  - ✅ 明確各自的修改範圍
  - ✅ 使用 git merge tools
- ⚠️ CSS 命名衝突
  - ✅ 使用 Tailwind 的 utility classes
  - ✅ 共享設計 tokens
- ⚠️ API 調用模式不一致
  - ✅ 提前約定 API 調用模式
  - ✅ 共享 API utility functions

---

## 🚀 Wave 2: 內容頁面並行

### 並行組合：1.6 + 1.7 + 1.8

**觸發條件：** Story 1.4 完成

**並行圖：**
```
Story 1.4 完成
    ↓
    ├─→ Agent 1: Story 1.6 About Page (6-8 hr)
    ├─→ Agent 2: Story 1.7 Solutions Page (4-6 hr)
    └─→ Agent 3: Story 1.8 Contact Page (6-8 hr)
```

**總時間（順序）：** 16-22 小時
**總時間（並行）：** **6-8 小時**（最長的 Story）
**節省時間：** **10-14 小時**（60%）

---

### Agent 1: Story 1.6 - About Page

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.6.1: Create About Page in Payload CMS（1 小時）
2. ✅ Task 1.6.2: Create about-enchun.astro Route（1.5 小時）
3. ✅ Task 1.6.3: Implement Hero Section（1 小時）
4. ✅ Task 1.6.4: Implement Service Features Section（1.5 小時）
5. ✅ Task 1.6.5: Implement Comparison Table（1.5 小時）
6. ✅ Task 1.6.6: Implement CTA Section（0.5 小時）
7. ✅ Task 1.6.7: Performance and Visual Testing（1 小時）

**與 Wave 1 Agents 協調：**
- ✅ 使用相同的 Header/Footer
- ✅ 可能重用 Service Features 組件（Story 1.5）
- ✅ 使用相同的 CTA 組件模式

---

### Agent 2: Story 1.7 - Solutions Page

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.7.1: Create Solutions Page in Payload CMS（1 小時）
2. ✅ Task 1.7.2: Create marketing-solutions.astro Route（1.5 小時）
3. ✅ Task 1.7.3: Implement Hero Section（1 小時）
4. ✅ Task 1.7.4: Implement Services List Component（2 小時）
5. ✅ Task 1.7.5: Performance and Visual Testing（1 小時）

**與 Wave 1 Agents 協調：**
- ✅ 使用相同的 Header/Footer
- ✅ 可能重用 Hero 組件模式
- ✅ 使用相同的 Card 組件設計

---

### Agent 3: Story 1.8 - Contact Page with Form

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.8.1: Create Contact Page in Payload CMS（1 小時）
2. ✅ Task 1.8.2: Create contact-us.astro Route（1 小時）
3. ✅ Task 1.8.3: Implement Contact Form（2 小時）
4. ✅ Task 1.8.4: Implement Form Submission Logic（2 小時）
5. ✅ Task 1.8.5: Implement Contact Info Display（0.5 小時）
6. ✅ Task 1.8.6: Implement CTA Section（0.5 小時）
7. ✅ Task 1.8.7: Testing and Validation（1 小時）

**與 Wave 1 Agents 協調：**
- ✅ 使用相同的 Header/Footer
- ✅ 重用 CTA 組件模式
- ⚠️ **特別注意：** 表單提交 API endpoint

**特殊需求：**
- ⚠️ 需要創建 `/api/contact` API route（可能影響其他 Agents）
- ⚠️ Email 發送配置（Resend）

---

### Wave 2 協調機制

**共享組件庫（由 Wave 1 Agents 建立）：**
- ✅ Hero Section 組件
- ✅ Service Features Card 組件
- ✅ CTA Section 組件
- ✅ Grid 佈局 patterns

**代碼合併策略：**
```bash
# 建議先合併 Wave 1 的代碼，再並行 Wave 2
git checkout main
git merge story-1.5-homepage
git merge story-1.9-blog
git merge story-1.10-portfolio

# Wave 2 Agents 基於合併後的 main
git checkout main
git pull
git checkout -b story-1.6-about    # Agent 1
git checkout -b story-1.7-solutions # Agent 2
git checkout -b story-1.8-contact   # Agent 3
```

---

## 🚀 Wave 3: 內容系統並行

### 並行組合：1.3 + 1.11 + (1.12 → 1.13)

**觸發條件：** 所有頁面完成

**並行圖：**
```
頁面完成
    ↓
    ├─→ Agent 1: Story 1.3 Content Migration (12-16 hr)
    ├─→ Agent 2: Story 1.11 Teams Page (4-6 hr)
    └─→ Agent 3: Story 1.2 Phase 3 + 1.12 Auth (9-11.5 hr)
         └─→ (可選) Agent 4: Story 1.13 Dashboard (4-6 hr)
```

**總時間（順序）：** 32-39.5 小時
**總時間（並行）：** **16-22 小時**（最長的 Story）
**節省時間：** **16-17.5 小時**（50%）

---

### Agent 1: Story 1.3 - Content Migration Script

**Agent 類型：** Content Agent + Backend Agent
**時間估算：** 12-16 小時

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.3.1: Research Webflow Export Format（2 小時）
2. ✅ Task 1.3.2: Create Migration Script Foundation（2 小時）
3. ✅ Task 1.3.3: Implement Posts Migration Logic（3 小時）
4. ✅ Task 1.3.4: Implement Categories Migration Logic（1 小時）
5. ✅ Task 1.3.5: Implement Portfolio Migration Logic（2 小時）
6. ✅ Task 1.3.6: Implement Media Migration Module（3 小時）
7. ✅ Task 1.3.7: Implement Deduplication Logic（2 小時）
8. ✅ Task 1.3.8: Generate Migration Report（1 小時）
9. ✅ Task 1.3.9: Testing and Validation（2 小時）

**交付成果：**
- [ ] 遷移腳本完整
- [ ] 35+ 文章成功遷移
- [ ] Portfolio 成功遷移
- [ ] 媒體文件上傳到 R2

**所需技能：**
- TypeScript/Node.js 腳本開發
- Payload CMS API
- Webflow API/Export format
- 圖片處理和上傳

**與其他 Agents 協調：**
- ✅ 獨立執行，不影響其他 Agents
- ⚠️ 需要訪問 Payload CMS API
- ⚠️ 需要測試數據（可與其他 Agents 並行）

---

### Agent 2: Story 1.11 - Teams Page

**Agent 類型：** Frontend Agent
**時間估算：** 4-6 小時

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.11.1: Design Teams Architecture（0.5 小時）
2. ✅ Task 1.11.2: Create Teams Collection（1 小時）
3. ✅ Task 1.11.3: Implement Teams Page（2 小時）
4. ✅ Task 1.11.4: Performance and Visual Testing（1 小時）

**交付成果：**
- [ ] Teams Collection 創建
- [ ] Teams 頁面完整
- [ ] 圓形照片裁切正確

**與其他 Agents 協調：**
- ✅ 使用相同的 Header/Footer
- ✅ 使用相同的 Card 組件設計
- ⚠️ 需要創建新的 Collection（與 Story 1.2 類似）

---

### Agent 3: Story 1.2 Phase 3 + Story 1.12 - Access Control & Auth

**Agent 類型：** System Agent
**時間估算：** 9-11.5 小時

**任務清單：**

**Story 1.2 Phase 3（1.5 小時）：**
1. ✅ Task 1.2.5: Create Access Control Functions（0.5 小時）
2. ✅ Task 1.2.6: Apply Access Control（0.5 小時）
3. ✅ Task 1.2.7: Verification and Testing（0.5 小時）

**Story 1.12（8-10 小時）：**
1. ✅ Task 1.12.1: Design Authentication Architecture（1.5 小時）
2. ✅ Task 1.12.2: Implement Login Page（2 小時）
3. ✅ Task 1.12.3: Implement Payload Authentication Middleware（1 小時）
4. ✅ Task 1.12.4: Implement Route Protection（2 小時）
5. ✅ Task 1.12.5: Implement Role-Based Access Control（2 小時，簡化）
6. ✅ Task 1.12.6: Implement Password Reset Flow（2 小時）
7. ✅ Task 1.12.7: Implement Logout Functionality（0.5 小時）

**交付成果：**
- [ ] Access Control 系統完成
- [ ] 登入/登出功能正常
- [ ] 角色權限正確執行

**與其他 Agents 協調：**
- ⚠️ **影響所有其他 Stories**
- ✅ 需要與所有 Agents 測試權限
- ⚠️ 可能需要修改其他 Stories 的頁面

---

### (可選) Agent 4: Story 1.13 - Admin Dashboard

**觸發條件：** Story 1.12 完成
**時間估算：** 4-6 小時

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.13.1: Design Dashboard Layout（1 小時）
2. ✅ Task 1.13.2: Create Dashboard Route（1.5 小時）
3. ✅ Task 1.13.3: Implement Quick Stats Section（2 小時）
4. ✅ Task 1.13.4: Implement Quick Actions（1 小時）
5. ✅ Task 1.13.5: Implement Recent Activity List（1 小時）
6. ✅ Task 1.13.6: Implement User Profile Section（0.5 小時）

**與 Agent 3 協調：**
- ✅ 依賴 Story 1.12 完成
- ✅ 使用相同的認證機制

---

### Wave 3 協調機制

**特殊注意事項：**
- ⚠️ Agent 3 的 Access Control 修改會影響所有其他 Agents
- ⚠️ Agent 1 的遷移腳本需要訪問 CMS API
- ✅ Agent 2 相對獨立

**建議執行順序：**
1. ✅ Agent 2 先開始（Teams Page，無依賴）
2. ✅ Agent 1 並行開始（遷移腳本）
3. ⚠️ Agent 3 最後開始（等 Agent 1/2 完成一部分）
4. ✅ Agent 4 在 Agent 3 完成後開始

---

## 🚀 Wave 4: 上線準備並行

### 並行組合：1.14 + 1.15 + 1.17 → 1.16

**觸發條件：** 所有功能完成

**並行圖：**
```
所有功能完成
    ↓
    ├─→ Agent 1: Story 1.14 SEO (8-10 hr)
    ├─→ Agent 2: Story 1.15 Performance (8-12 hr)
    ├─→ Agent 3: Story 1.17 Testing (12-16 hr)
    └─→ (最後) Agent 4: Story 1.16 Deployment (6-8 hr)
```

**總時間（順序）：** 34-46 小時
**總時間（並行）：** **22-28 小時**（最長的 Story）
**節省時間：** **12-18 小時**（35%）

---

### Agent 1: Story 1.14 - SEO Implementation

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.14.1: Generate Dynamic Sitemap（2 小時）
2. ✅ Task 1.14.2: Implement Meta Tags System（2 小時）
3. ✅ Task 1.14.3: Create 301 Redirect Map（2 小時）
4. ✅ Task 1.14.4: Setup Google Analytics（1 小時）
5. ✅ Task 1.14.5: Implement Structured Data（2 小時）
6. ✅ Task 1.14.6: SEO Testing and Validation（2 小時）

**與其他 Agents 協調：**
- ✅ 需要訪問所有頁面
- ✅ 與 Agent 2 (Performance) 協作（圖片優化）
- ⚠️ 可能需要修改所有頁面的 meta tags

---

### Agent 2: Story 1.15 - Performance Optimization

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.15.1: Performance Audit and Baseline（2 小時）
2. ✅ Task 1.15.2: Optimize Images（3 小時）
3. ✅ Task 1.15.3: Optimize CSS and JavaScript（2 小時）
4. ✅ Task 1.15.4: Optimize Font Loading（1 小時）
5. ✅ Task 1.15.5: Implement Caching Strategy（1.5 小時）
6. ✅ Task 1.15.6: Optimize Critical Rendering Path（2 小時）
7. ✅ Task 1.15.7: Final Performance Testing（1.5 小時）

**與其他 Agents 協調：**
- ✅ 與 Agent 1 (SEO) 協作（圖片優化）
- ⚠️ 可能需要修改所有頁面的資源加載
- ⚠️ 可能影響 Agent 3 (Testing) 的結果

---

### Agent 3: Story 1.17 - Testing and Quality Assurance

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.17.1: Create Test Plan（2 小時）
2. ✅ Task 1.17.2: Cross-Browser Testing（4 小時）
3. ✅ Task 1.17.3: Responsive Testing（2 小時）
4. ✅ Task 1.17.4: Functional Testing（4 小時）
5. ✅ Task 1.17.5: Performance Testing（3 小時）
6. ✅ Task 1.17.6: Accessibility Testing（2 小時）
7. ✅ Task 1.17.7: Security Testing（2 小時）
8. ✅ Task 1.17.8: Content Verification（4 小時）
9. ✅ Task 1.17.9: Bug Tracking and Resolution（2 小時）
10. ✅ Task 1.17.10: Launch Preparation（1 小時）

**與其他 Agents 協調：**
- ✅ 需要等待 Agent 1 (SEO) 和 Agent 2 (Performance) 完成
- ✅ 測試所有之前 Agents 的成果
- ⚠️ 發現的 bugs 需要指派給原 Agent 修復

---

### Agent 4: Story 1.16 - Deployment（最後執行）

**觸發條件：** Stories 1.14, 1.15, 1.17 完成

**任務清單：**
1. ✅ Task 1.16.1: Prepare Frontend Build Configuration（1.5 小時）
2. ✅ Task 1.16.2: Configure Backend Deployment（2 小時）
3. ✅ Task 1.16.3: Configure Custom Domain（1.5 小時）
4. ✅ Task 1.16.4: Setup CI/CD Pipeline（2 小時）
5. ✅ Task 1.16.5: Configure Environment Variables（1 小時）
6. ✅ Task 1.16.6: Final Deployment and Verification（1.5 小時）

**與其他 Agents 協調：**
- ⚠️ **必須最後執行**
- ✅ 需要所有其他 Agents 完成
- ✅ 處理部署過程中發現的問題

---

## 📊 總效益分析

### 時間節省總結

| Wave | 順序執行 | 並行執行 | 節省時間 | 節省比例 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| Wave 1 | 24-34 hr | 12-16 hr | 12-18 hr | **50%** |
| Wave 2 | 16-22 hr | 6-8 hr | 10-14 hr | **60%** |
| Wave 3 | 32-39.5 hr | 16-22 hr | 16-17.5 hr | **50%** |
| Wave 4 | 34-46 hr | 22-28 hr | 12-18 hr | **35%** |
| **總計** | **106-141.5 hr** | **56-74 hr** | **50-67.5 hr** | **47%** |

**關鍵發現：**
- ✅ 總時間從 **106-141.5 小時** 縮短到 **56-74 小時**
- ✅ 節省 **50-67.5 小時**（47%）
- ✅ 原本需要 **10-14 週**，現在只需要 **5-7 週**

---

## 🎯 推薦執行策略

### 最優策略：3-Agent Wave 並行

**Wave 1（最關鍵）：**
```
Story 1.4 完成
    ↓
Agent 1 (Frontend): Story 1.5 Homepage
Agent 2 (Frontend + Content): Story 1.9 Blog
Agent 3 (Frontend): Story 1.10 Portfolio
Agent 4 (Code Review): 支援/審查
```

**預期成果：**
- ✅ 12-16 天完成 Wave 1（原本 24-34 天）
- ✅ 最高價值功能提前完成
- ✅ 核心頁面全部可用

---

## 📋 Agent 協調最佳實踐

### 1. 明確的責任劃分

**每個 Agent 應該知道：**
- ✅ 自己的範圍和責任
- ✅ 其他 Agents 的範圍
- ✅ 共享組件和資源
- ✅ 通訊渠道和 sync 時間

### 2. 共享設計系統

**建議提前準備：**
- ✅ Design Tokens（顏色、字體、間距）
- ✅ 共享組件庫（Header, Footer, Layout, Cards）
- ✅ API 調用約定
- ✅ CSS 命名規範（Tailwind）

### 3. 定期 Sync

**建議頻率：**
- 📅 **每日 Sync：** 30 分鐘（早上或傍晚）
- 📝 **進度更新：** 共享文檔即時更新
- 💬 **快速問題：** 即時通訊隨時討論

**Sync 內容：**
1. 各 Agent 進度報告
2. 討論遇到的阻礙
3. 協調共享組件
4. 代碼審查

### 4. Git Branching 策略

**推薦策略：**
```bash
# 每個 Agent 使用獨立 branch
git checkout -b wave-1-story-1.5-homepage
git checkout -b wave-1-story-1.9-blog
git checkout -b wave-1-story-1.10-portfolio

# 開發過程中定期 push
git push origin wave-1-story-1.5-homepage

# 完成後提交 Pull Request
# 經過 Code Review（Agent 4）後合併
```

### 5. 共享文檔和通訊

**建議工具：**
- 📝 **進度追蹤：** 共享 Google Sheets/Notion
- 💬 **即時通訊：** Discord/Slack
- 🔄 **代碼審查：** GitHub Pull Request
- 📅 **會議記錄：** 共享文檔

**進度追蹤模板：**
```markdown
## Wave 1 進度追蹤

### Agent 1 (Story 1.5 Homepage)
- [x] Task 1.5.1: Create Homepage in Payload CMS
- [ ] Task 1.5.2: Create index.astro Route (進行中: 60%)
- [ ] Task 1.5.3: Implement Hero Section
- [ ] ...

### Agent 2 (Story 1.9 Blog)
- [ ] ...

### Agent 3 (Story 1.10 Portfolio)
- [ ] ...

### 共享問題
- ⚠️ [Hero Section 樣式不一致]
- ⚠️ [API 調用模式需要統一]
```

---

## ⚠️ 風險和緩解措施

### 風險 1: 代碼衝突

**風險描述：** 多個 Agents 修改相同檔案
**緩解措施：**
- ✅ 明確各自的修改範圍
- ✅ 使用共置設計系統
- ✅ 頻繁同步（每日）
- ✅ Code Review Agent 協助

### 風險 2: 視覺不一致

**風險描述：** 各 Agents 的頁面風格不統一
**緩解措施：**
- ✅ 提前定義 Design Tokens
- ✅ 共享組件庫
- ✅ 定期視覺審查
- ✅ Code Review Agent 檢查

### 風險 3: API 調用不一致

**風險描述：** 各 Agents 的 Payload API 調用模式不同
**緩解措施：**
- ✅ 提前約定 API 調用約定
- ✅ 共享 API utility functions
- ✅ Code Review Agent 檢查

### 風險 4: 進度不平衡

**風險描述：** 某個 Agents 進度落後，影響整體
**緩解措施：**
- ✅ 每日 sync 追蹤進度
- ✅ Agent 4 可協助落後的 Agent
- ✅ 預留 buffer time

---

## 📊 Agent 技能需求

### Frontend Agent（需求最多）

**所需技能：**
- ✅ Astro 框架
- ✅ TypeScript
- ✅ Tailwind CSS
- ✅ Payload CMS API
- ✅ Responsive Design
- ✅ Component 開發

**適合 Stories：**
- 1.5 Homepage
- 1.9 Blog System
- 1.10 Portfolio
- 1.6 About Page
- 1.7 Solutions Page
- 1.8 Contact Page
- 1.11 Teams Page

---

### Content Agent

**所需技能：**
- ✅ TypeScript/Node.js
- ✅ Payload CMS API
- ✅ Webflow API
- ✅ 數據處理和轉換
- ✅ 圖片處理

**適合 Stories：**
- 1.3 Content Migration

---

### System Agent

**所需技能：**
- ✅ Payload CMS 深度知識
- ✅ Authentication/Authorization
- ✅ Access Control
- ✅ System Security

**適合 Stories：**
- 1.2 Phase 3 (Access Control)
- 1.12 Authentication
- 1.13 Admin Dashboard

---

### Quality Agent

**所需技能：**
- ✅ SEO Optimization
- ✅ Performance Optimization
- ✅ Testing (QA)
- ✅ Accessibility
- ✅ Security

**適合 Stories：**
- 1.14 SEO
- 1.15 Performance
- 1.17 Testing
- 1.16 Deployment

---

### Code Review Agent（全程支援）

**所需技能：**
- ✅ Code Review
- ✅ Best Practices
- ✅ Bug Detection
- ✅ Consistency Checking

**職責：**
- 🔍 審查所有 Agents 的代碼
- 🐛 發現潛在問題
- 📝 確保代碼一致性
- 🎨 確保視覺一致性

---

## 🎯 執行建議

### 立即執行（今天）

**Wave 0（單 Agent）：**
- ✅ Story 1.1: 完成基礎設施（40 分鐘）
- ✅ Story 1.2 Phase 1-2: Collections（2.5 小時）

### 明天開始（Wave 1，3-4 Agents 並行）

**推薦配置：**
- ✅ Agent 1 (Frontend): Story 1.5 Homepage
- ✅ Agent 2 (Frontend + Content): Story 1.9 Blog
- ✅ Agent 3 (Frontend): Story 1.10 Portfolio
- ✅ Agent 4 (Code Review): 支援和審查

**預期成果：**
- ✅ 12-16 天完成 Wave 1
- ✅ 核心功能全部可用

---

## 📚 參考文檔

**相關文檔：**
1. `docs/prd/priority-reassessment.md` - 優先級評估
2. `docs/prd/payload-cms-modification-plan.md` - Story 1.2 詳細計劃
3. `docs/prd/epic-1-stories-1.3-1.17-tasks.md` - 所有 Stories 任務定義

**技術文檔：**
- Payload CMS Docs: https://payloadcms.com/docs
- Astro Docs: https://docs.astro.build
- Tailwind CSS Docs: https://tailwindcss.com/docs

---

**文檔版本：** v1.0
**最後更新：** 2025-01-30
**適用於：** Epic 1 - Webflow to Payload CMS + Astro Migration
**狀態：** ✅ Multi-Agent 並行執行策略完成
